# 提能任务管理系统 - 项目知识库

**项目编号：** PROJECT-CAPACITY-ENHANCE-001  
**创建时间：** 2026-03-10  
**最后更新：** 2026-03-10

---

## 📋 一、业务背景

### 1.1 项目基础
- 基于 26A 车型供应商产能摸底调研成果开展能力提升管理
- 前期完成全量供应商产能盘点
- 覆盖**115 家供应商**、**数百个零部件**
- 形成基础产能现状结论

### 1.2 专项启动
- 针对调研中产能不足、需提能的零部件
- 启动供应商提能管理专项

### 1.3 提能全流程规则

| 步骤 | 内容 |
|------|------|
| 1 | 供应商申报提能方案、周期、成本 |
| 2 | 提能需求经决策会评审通过后，CM 系统录入需提能零部件清单 |
| 3 | 仅决策通过、标记需提能的零件，生成正式提能任务并进入流程监控 |
| 4 | 配套 BPM 审批流，记录审批意见与状态 |
| 5 | 决策通过后启动 SDC 签约环节，书面约定目标日产能，形成正式协议/合同 |
| 6 | 监控决策通过→SDC 签约周期时效 |
| 7 | SDC 签约后进入提能执行阶段，跟踪进度 |
| 8 | 执行完成后 SQE 现场验收，核实产能是否达 SDC 承诺目标 |
| 9 | QE/SQE 在 CM 系统录入验收结果、意见、不通过原因，支持多次验收复评 |
| 10 | 全周期监控 SDC 验收记录，形成可追溯、可分析的提能闭环管理 |

### 1.4 业务流程图
**配图：** 产能调研 + 提能全流程图  
**说明：** 可视化展示从产能摸底调研→供应商提能申报→决策会评审→CM 系统录入→BPM 审批→SDC 签约→提能执行→SQE 现场验收的完整闭环业务链路

---

## 📊 二、看板 DEMO

**说明：** 展示提能任务看板 DEMO

**配图：** 提能任务看板 DEMO 效果图  
**呈现内容：**
- 顶部核心 KPI 卡片
- 中间全流程漏斗/产能对标图表
- 下方供应商明细
- 右侧高风险预警模块

---

## 🎯 三、监控重点

| 监控项 | 说明 |
|--------|------|
| **SDC 签约及时性** | 决策通过后是否按时签 SDC |
| **执行进度** | 供应商是否按计划执行提能任务 |
| **产能达标情况** | LCR、SDC、设计产能、GP9 验证产能 4 类数据对标 |
| **验收结果** | GP9 实测是否达到 SDC 要求 |

---

## 💡 四、看板价值

1. **实现提能任务全流程进度管理 + 提能效果闭环监控** - 为提能管理提供高效抓手
2. **实时掌握提能任务核心指标及里程碑进展**
3. **支撑产能管理相关汇报与决策**

### 示例数据

| 指标 | 数值 | 说明 |
|------|------|------|
| **签约率** | 75.7% | 115 家决策通过供应商中 87 家已签 SDC，28 家未签 |
| **验收通过率** | 94% | 62 家完成 GP9 实测的供应商中 58 家通过 |
| **产能达标率** | 68% | 仍有提升空间，瓶颈为部分供应商设备老化、工艺落后 |

**重点关注：** 弗迪等头部供应商签约进度

---

## 📈 五、看板内容

### 5.1 核心指标（6 个 KPI 卡片）

| KPI | 数值 | 计算逻辑 |
|-----|------|---------|
| **决策通过供应商数** | 115 家 | 供应商维度去重，筛选决策通过日期非空 |
| **SDC 已签约数** | 87 家 (75.7%) | 以 115 家为基数，签约率 = 87÷115×100% |
| **SDC 签约及时率** | 82% | 以 87 家已签约为基数，签约实际日期≤截止日期的占比 |
| **GP9 已完成数** | 62 家 (71.3%) | 以 115 家为基数，完成率 = 62÷115×100% |
| **GP9 验收通过率** | 94% | 以 62 家 GP9 完成为基数，验收通过占比 |
| **产能达标率** | 68% | 以验收通过供应商为基数，产能达标占比 |

**配图：** 6 个 KPI 卡片可视化图

---

### 5.2 全流程漏斗

**5 层漏斗流程：**
1. 决策会通过
2. SDC 已签约
3. 执行中
4. GP9 实测
5. 验收完成

**配图：** 全流程漏斗图（5 层漏斗可视化呈现各环节转化率）

---

### 5.3 产能对标分析

**4 类产能对比：**
- LCR
- SDC
- 设计产能
- GP9 验证产能

**配图：**
1. 4 种产能对比柱状图（同一供应商/零件的 4 类产能横向对比）
2. SDC 签约时效分布饼图（及时/超时占比）

---

### 5.4 供应商提能结果监控

**展示内容：**
- 供应商、零件、4 类产能数据
- 签约状态
- 执行进度
- 验收结果

**执行进度公式：** 实际提能周期 / SDC 承诺提能周期（逾期后执行进度＞100%）

**配图：** 供应商提能结果监控明细表（钻取级明细表格）

---

### 5.5 风险预警

**预警类型：**
- SDC 签约超时
- GP9 实测延迟
- 产能不达标

**配图：** 高风险预警模块图（红/橙色预警样式）

**第一行重点预警：** 弗迪供应商

---

## 🗃️ 六、数据结构

### 6.1 上游表结构

**4 张上游核心业务表：**

| 表名 | 说明 |
|------|------|
| m_capacity_enhance_task | 提能任务表 |
| m_capacity_enhance_sdc_feedback | 供应商 SDC 反馈信息表 |
| m_capacity_enhance_verify_feedback | 供应商验证产能反馈信息表 |
| m_capacity_enhance_bpm_record | 提能任务 BPM 审批记录表 |

**配图：** 上游表结构 ER 关系图（展示 4 张表的字段、主键、外键关联关系）

**建表语句：** 4 张表完整建表语句（含字段名、数据类型、注释、索引、引擎、编码）

---

### 6.2 入湖后字段映射

**说明：** 上游业务表字段入湖后的字段映射关系

---

### 6.3 测试数据

**4 个测试数据在线表格链接：**
1. https://xiaomi.f.mioffice.cn/sheets/shtk444fucv7wytitzB8BsQqWOb
2. https://xiaomi.f.mioffice.cn/sheets/shtk4f2JUzLxMCexcYsBZ0DyGeh
3. https://xiaomi.f.mioffice.cn/sheets/shtk4WiKVddlGEuG2jGiYGZL5rb
4. https://xiaomi.f.mioffice.cn/sheets/shtk4o4zyLGvpUY5hGx7t5iiaag

---

### 6.4 加工规则

#### 6.4.1 4 张源表合成原始大宽表

**宽表生成逻辑：**
1. 以提能任务主表为基准，左连接全部 SDC 反馈记录
2. 按 SDC 反馈 ID，左连接验证产能反馈记录
3. BPM 审批流水用窗口函数排序，提取每个任务最新审批记录
4. 三部分数据左连接合并为完整宽表

**配图：** 4 表合成大宽表逻辑图

**SQL 详细信息：**
- 4 张源表 Hive 建表语句
- 测试数据导入示例
- 最新 BPM 记录临时视图（窗口函数 ROW_NUMBER 排序）
- 宽表建表 + 全量数据插入 SQL
- 宽表验证 SQL：统计总行数、SDC 任务数、审批结果分布

---

#### 6.4.2 大宽表加工 6 大核心指标

**加工指标：**
1. 决策通过供应商数
2. SDC 已签约数
3. SDC 签约及时率
4. GP9 已完成数
5. 验收通过率
6. 产能达标率

**SQL 详细信息：** 分指标 Hive SQL 统计代码（严格匹配文档指标逻辑）

---

#### 6.4.3 最终结果表大宽表

**说明：** 基于加工规则生成提能任务最终结果大宽表，作为看板数据输出的核心数据源

---

_知识库创建时间：2026-03-10_  
_创建人：香香 🦞_
