# 原子级动作规范化项目

> 项目编号：XM-2026-003  
> 创建时间：2026-03-07 09:00  
> 项目经理：Xiabi  
> 状态：🟡 进行中（阶段 1）

---

## 📋 项目基本信息

| 字段 | 内容 |
|------|------|
| **项目名称** | 原子级动作规范化项目 |
| **项目编号** | XM-2026-003 |
| **项目类别** | 基础设施 + 标准化 |
| **项目经理** | Xiabi |
| **执行负责人** | 阿福 |
| **启动时间** | 2026-03-07 08:50 |
| **预期完成** | 2026-03-14（阶段 1） |
| **优先级** | P0（最高优先级） |

---

## 🎯 项目背景

### 问题识别

**现状：**
- 9 个 Skills 独立运行，缺乏统一标准
- 相同功能在不同 Skill 中实现不一致
- 个人偏好未固化，每次输出质量不稳定
- 复杂任务难以拆解和复用

**典型案例：**
- HTML 输出风格不统一（花哨 vs 简洁）
- 飞书发送语音参数不一致（filePath vs buffer）
- 命名不规范（生成 HTML/创建 HTML/输出 HTML）

### 核心洞察

**原子化思维：**
- 复杂任务 = 原子动作的组合
- 先打磨原子动作，再组合成工作流
- 每个原子动作独立、可测试、可复用

**标准化价值：**
- ✅ 质量一致（按标准执行）
- ✅ 易于调试（哪个动作出问题修哪个）
- ✅ 快速迭代（新需求 = 新组合）
- ✅ 降低维护成本（模块化）

---

## 🎯 项目目标

### 阶段 1：基础建设（2026-03-07 至 2026-03-08）

**目标：** 完成 18 个原子动作的模块化和标准化

**交付物：**
- [x] 原子级动作主数据清单（1/1）
- [x] 原子动作模块库目录结构（1/1）
- [ ] 原子动作模块文件（5/18）
- [ ] HTML 排版标准文档（1/1）
- [ ] 测试报告（0/1）

**验收标准：**
- ✅ 18 个原子动作全部有模块文件
- ✅ 每个模块包含输入/输出/偏好/步骤
- ✅ 至少测试 3 个核心原子动作
- ✅ 建立动态维护机制

### 阶段 2：应用验证（2026-03-09 至 2026-03-10）

**目标：** 在实际任务中复用原子动作

**交付物：**
- [ ] 复杂任务拆解案例（3 个）
- [ ] 动作矫正记录（≥5 次）
- [ ] 复用率统计报告（1 份）

**验收标准：**
- ✅ 复杂任务主动标注原子动作
- ✅ 发现偏好问题及时纠正
- ✅ 模块文件动态更新

### 阶段 3：优化迭代（2026-03-11 至 2026-03-14）

**目标：** 优化原子动作，形成最佳实践

**交付物：**
- [ ] 原子动作优化建议（≥10 条）
- [ ] 最佳实践文档（1 份）
- [ ] 项目总结报告（1 份）

**验收标准：**
- ✅ 所有原子动作达到✅已固化状态
- ✅ 形成可复制的方法论
- ✅ 输出项目总结

---

## 📊 项目范围

### 包含内容

**18 个原子动作：**

| 分类 | 编号 | 名称 | 状态 |
|------|------|------|------|
| **数据层** | ATOM-DATA-001 | 保存豆包会话 | ✅ 已固化 |
| **数据层** | ATOM-DATA-002 | 更新 worklog | ✅ 已固化 |
| **数据层** | ATOM-DATA-003 | 读取项目卡片 | 🟡 待规范 |
| **数据层** | ATOM-DATA-004 | 更新项目进度 | 🟡 待规范 |
| **呈现层** | ATOM-VISUAL-005 | 生成 HTML 文件 | ✅ 已固化 |
| **呈现层** | ATOM-VISUAL-006 | 生成 Mermaid 图表 | 🟡 待规范 |
| **呈现层** | ATOM-VISUAL-007 | 生成专家评分 | 🟡 待规范 |
| **呈现层** | ATOM-VISUAL-008 | 生成 TTS 语音 | ✅ 已固化 |
| **呈现层** | ATOM-VISUAL-009 | Chrome 打开文件 | ✅ 已固化 |
| **交付层** | ATOM-DELIVERY-010 | 飞书发送文字 | ✅ 已固化 |
| **交付层** | ATOM-DELIVERY-011 | 飞书发送语音 | ✅ 已固化 |
| **交付层** | ATOM-DELIVERY-012 | 飞书发送文件 | ✅ 已固化 |
| **交付层** | ATOM-DELIVERY-013 | 本地播放语音 | ✅ 已固化 |
| **交付层** | ATOM-DELIVERY-014 | 飞书发送交互卡片 | ✅ 已固化 |
| **分析层** | ATOM-ANALYSIS-015 | 识别项目关键词 | 🟡 待规范 |
| **分析层** | ATOM-ANALYSIS-016 | 提取工作内容 | 🟡 待规范 |
| **分析层** | ATOM-ANALYSIS-017 | 专家视角分析 | 🟡 待规范 |
| **分析层** | ATOM-ANALYSIS-018 | 优先级排序 | 🟡 待规范 |

### 不包含内容

- ❌ Skills 重构（阶段 4 考虑）
- ❌ 工作流引擎开发（超出范围）
- ❌ 自动化测试框架（阶段 4 考虑）

---

## 📅 项目进度

### 2026-03-07（启动日）

**完成：**
- ✅ 项目立项（09:00）
- ✅ 创建项目目录（09:00）
- ✅ 创建原子级动作主数据清单（08:59）
- ✅ 创建原子动作模块库目录（09:00）
- ✅ 创建原子动作模块文件（5/18）：
  - ATOM-DATA-001 - 保存豆包会话
  - ATOM-DATA-002 - 更新 worklog
  - ATOM-VISUAL-005 - 生成 HTML 文件
  - ATOM-DELIVERY-011 - 飞书发送语音
  - ATOM-DELIVERY-013 - 本地播放语音
- ✅ 创建 HTML 排版标准文档（08:55）
- ✅ 创建模块库 README（09:00）

**进行中：**
- 🟡 剩余 13 个原子动作模块文件创建

**待办：**
- ⚪ 测试"生成 HTML 文件"模块
- ⚪ 测试"飞书发送语音"模块
- ⚪ 动作矫正（执行中发现偏好问题）

---

## 📚 项目知识库

### 业务规则

- [2026-03-07] 原子动作命名规范：动作 + 对象（生成 HTML 文件）
- [2026-03-07] 原子动作分类：数据层/呈现层/交付层/分析层
- [2026-03-07] 动态维护机制：新增/纠正时更新模块文件

### 技术决策

- [2026-03-07] HTML 排版标准：科学杂志风格 + 小红书视觉
- [2026-03-07] 飞书语音参数：用 filePath（不用 buffer）
- [2026-03-07] 模块文件格式：Markdown + PowerShell 脚本

### 关键指标

- **原子动作总数：** 18 个
- **已固化：** 9 个（50%）
- **待规范：** 9 个（50%）
- **模块文件完成率：** 5/18（28%）

### 风险与问题

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
|------|------|------|----------|
| 个人偏好反复变化 | 中 | 中 | 动态更新模块文件，记录版本历史 |
| 原子动作定义过细 | 低 | 低 | 保持适度粒度，以可复用为原则 |
| 测试覆盖不足 | 中 | 中 | 每个原子动作至少测试 1 次 |

### 经验教训

- [2026-03-07] 原子化思维：先打磨基础动作，再组合成工作流
- [2026-03-07] 标准化价值：质量一致、易于调试、快速迭代
- [2026-03-07] 模块化优势：复杂任务拆解、独立测试、动态维护

---

## 🔗 关联项目

### 前置项目
- 无（独立基础设施项目）

### 后置项目
- 知识库重构项目（依赖原子动作标准化）
- Skills 整合项目（依赖原子动作模块化）

### 并行项目
- 感知与行动中心项目（可应用原子动作）
- 产能监控系统项目（可应用原子动作）

---

## 📋 任务清单

### P0 优先级（阶段 1）

- [x] 001 - 项目立项（2026-03-07 09:00）✅
- [x] 002 - 创建主数据清单（2026-03-07 08:59）✅
- [x] 003 - 创建模块库目录（2026-03-07 09:00）✅
- [x] 004 - 创建 HTML 标准文档（2026-03-07 08:55）✅
- [x] 005 - 创建 5 个核心模块文件（2026-03-07 09:00）✅
- [ ] 006 - 创建剩余 13 个模块文件（2026-03-07）
- [ ] 007 - 测试"生成 HTML 文件"模块（2026-03-07）
- [ ] 008 - 测试"飞书发送语音"模块（2026-03-07）
- [ ] 009 - 阶段 1 验收（2026-03-08）

### P1 优先级（阶段 2）

- [ ] 010 - 复杂任务拆解测试（3 个案例）
- [ ] 011 - 动作矫正记录（≥5 次）
- [ ] 012 - 复用率统计（2026-03-10）
- [ ] 013 - 阶段 2 验收（2026-03-10）

### P2 优先级（阶段 3）

- [ ] 014 - 原子动作优化（≥10 条）
- [ ] 015 - 最佳实践文档（2026-03-13）
- [ ] 016 - 项目总结报告（2026-03-14）
- [ ] 017 - 阶段 3 验收（2026-03-14）

---

## 📊 项目状态

**当前阶段：** 阶段 1（基础建设）  
**完成率：** 28%（5/18 模块文件）  
**状态：** 🟡 进行中  
**最后更新：** 2026-03-07 09:00

---

## 🎯 成功标准

### 短期（阶段 1 完成）
- ✅ 18 个原子动作全部模块化
- ✅ 每个模块有完整文档
- ✅ 建立动态维护机制

### 中期（阶段 2 完成）
- ✅ 复杂任务主动拆解原子动作
- ✅ 动作矫正机制运行良好
- ✅ 复用率≥80%

### 长期（阶段 3 完成）
- ✅ 所有原子动作达到✅已固化
- ✅ 形成可复制的方法论
- ✅ 输出项目总结报告

---

_动态维护 | 阿福生成 | 2026-03-07 09:00_
