# 🏭 产能任务监控看板

感知与行动中心 · 供应商产能提升全流程追踪

## 📊核心指标

### 决策通过供应商

115
家

### SBC 已签约

87
签约率 75.7%

### SBC 签约及时率

82%
🟡 需关注

### GP9 已完成

62
完成率 71.3%

### 验收通过率

94%
🟢 优秀

### 产能达标率

68%
🔴 待提升

## 📈产能对标分析

### 四种产能对比（示例供应商）

### SBC 签约时效分布

## 📋供应商明细监控

供应商 | 零件 | LCR 要求 | SBC 签约 | GP9 实测 | 设计产能 | 签约状态 | 执行进度 | 验收结果
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
拓普 | 悬挂系统 | 1000 | 1200 | - | 1500 | ✅ 已签 | 🔄 执行中 60% | ⏳ 待验收
三花 | 热管理 | 800 | 1000 | 950 | 1200 | ✅ 已签 | ✅ 已完成 | 🟢 通过
弗迪 | 电池包 | 1500 | - | - | 2000 | 🔴 未签 | ⏳ 未开始 | ⏳ 待验收
XX 供应商 | 电机 | 1200 | 1400 | 1100 | 1600 | ✅ 已签 | ✅ 已完成 | 🔴 不达标

## ⚠️风险预警

#### 🔴 高风险事项

预警类型 | 供应商 | 问题描述 | 责任人 | 超时天数 | 状态
--- | --- | --- | --- | --- | ---
SBC 签约超时 | 弗迪 | 决策通过 15 天未签约 | 采购 - 张三 | 5 天 | 🔴 未处理
GP9 实测延迟 | XX 供应商 | 执行完成 7 天未实测 | 驻场 - 李四 | 2 天 | 🟡 处理中
产能不达标 | XX 供应商 | GP9 实测 1100 < SBC 要求 1400 | 供应商 - 王五 | - | 🔴 整改中

## 💡深度洞察

#### 核心洞察

签约率 75.7%：115 家决策通过供应商中 87 家已签 SBC，28 家未签，需重点关注弗迪等头部供应商的签约进度。

验收通过率 94%：62 家完成 GP9 实测的供应商中 58 家通过，说明大部分供应商有能力达到 SBC 要求。

产能达标率 68%：仍有提升空间，主要瓶颈在于部分供应商设备老化、工艺落后，需针对性支持。