# 提能任务管理系统 - 项目立项书

**项目编号：** PROJECT-CAPACITY-ENHANCE-001  
**创建时间：** 2026-03-10  
**状态：** 🟡 立项中

---

## 📋 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **项目名称** | 提能任务管理系统 |
| **项目代号** | CAPACITY-ENHANCE |
| **优先级** | [待补充] |
| **项目周期** | [待补充] |
| **项目负责人** | [待补充] |
| **核心干系人** | 林隆、赵健、刘伟达、程勇、陈灿峰、张天骐、王夏冰 |

---

## 🎯 项目背景

### 业务痛点
[待补充 - 为什么要做这个系统？解决什么问题？]

### 业务价值
1. **实现提能任务全流程进度管理 + 提能效果闭环监控** - 为提能管理提供高效抓手
2. **实时掌握提能任务核心指标及里程碑进展**
3. **支撑产能管理相关汇报与决策**

### 项目基础
- 基于 26A 车型供应商产能摸底调研成果开展能力提升管理
- 前期完成全量供应商产能盘点
- 覆盖**115 家供应商**、**数百个零部件**
- 形成基础产能现状结论

---

## 📊 会议信息

### 蓝图评审会议

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **会议主题** | 产能管理 - 提能流程蓝图评审 |
| **会议时间** | 2025 年 12 月 23 日（周二）11:37 - 12:45 |
| **参与人** | @林隆 @赵健 @刘伟达 @程勇 @陈灿峰 @张天骐 @王夏冰 |
| **会议录屏** | https://mi.feishu.cn/minutes/obcntsbp666w5fsn1ctz254o |

---

## ✅ 会议共识（5 项）

### 1️⃣ 供应商接口人统一
- ✅ 每个供应商仅设置一个统一接口人（默认商务联系人）
- ✅ 负责从调研到提能全流程的任务接收与反馈
- ❌ 取消原"供应商质量负责人、供应商商务负责人"等细分角色

### 2️⃣ 验证产能流程方案
- ✅ 供应商线上提交验证产能信息，质量团队（SQE/SRE）审批
- ✅ 供应商提交时需上传产能计算附件作为佐证
- ✅ SQMS 质量团队只用于归档，该业务节点触发时间晚于验证产能节点

### 3️⃣ 偏差处理流程优化

**SDC 合同偏差：**
- 若供应商上传的 SDC 合同不满足要求
- 触发采购、质量、物流三方会签
- 需三方均同意方可进入下一环节

**验证产能偏差：**
- 若供应商反馈的验证产能未达标
- 系统触发线下产能风险紧急处理会议
- 结论分为两类：
  1. 重新发布提能任务（修改 SDC 目标值后重新走流程）
  2. 调整任务截止日期，要求供应商继续提升产能并再次反馈

### 4️⃣ 系统状态与数据同步
- ✅ 提能任务发布后，每个状态变更节点均需同步至数据湖
- ✅ 供各角色实时查看
- ✅ 被重新发布的任务，原任务状态标记为"已关闭 - 重新发布"
- ✅ 新旧任务间需建立关联关系以便追溯

### 5️⃣ 新增系统功能优化
- ✅ 新增"重新发布"按钮，支持复制原任务并关闭旧任务
- ✅ 统一任务状态管理，增加"已关闭 - 重新发布"状态

---

## 📝 补充内容

### 测试安排
- 计划次日导入调研任务数据（约数百条）
- 选取 1-2 条任务进行全流程试运行
- 邀请供应商实时反馈

### 后续会议
- 下周组织 PRD 评审会议
- 锁定技术方案

---

## 📌 待办任务与跟进

| 任务 | 负责人 | 状态 |
|------|--------|------|
| 系统功能开发：新增"重新发布"功能，支持任务复制与状态关联 | @刘伟达 | ⚪ 待完成 |
| 供应商接口人规范更新：在系统中统一设置为单接口人模式，默认商务端口 | @刘伟达 | ⚪ 待完成 |
| 验证产能字段优化：将"GP9"统一改为"验证产能"，并添加附件上传必填项 | @刘伟达 | ⚪ 待完成 |

---

## 🗃️ 数据模型

| 表名 | 说明 | 状态 |
|------|------|------|
| m_capacity_enhance_task | 能力提升任务主表 | ✅ 已有 |
| m_capacity_enhance_sdc_feedback | SDC 反馈表 | ✅ 已有 |
| m_capacity_enhance_verify_feedback | 验证反馈表 | ✅ 已有 |
| m_capacity_enhance_bpm_record | 流程记录表 | ✅ 已有 |

---

## 📊 七、看板 DEMO

**说明：** 展示提能任务看板 DEMO

**配图：** 提能任务看板 DEMO 效果图  
**呈现内容：**
- 顶部核心 KPI 卡片
- 中间全流程漏斗/产能对标图表
- 下方供应商明细
- 右侧高风险预警模块

---

## 🎯 八、监控重点

| 监控项 | 说明 |
|--------|------|
| **SDC 签约及时性** | 决策通过后是否按时签 SDC |
| **执行进度** | 供应商是否按计划执行提能任务 |
| **产能达标情况** | LCR、SDC、设计产能、GP9 验证产能 4 类数据对标 |
| **验收结果** | GP9 实测是否达到 SDC 要求 |

---

## 💡 九、看板价值

1. **实现提能任务全流程进度管理 + 提能效果闭环监控** - 为提能管理提供高效抓手
2. **实时掌握提能任务核心指标及里程碑进展**
3. **支撑产能管理相关汇报与决策**

### 示例数据

| 指标 | 数值 | 说明 |
|------|------|------|
| **签约率** | 75.7% | 115 家决策通过供应商中 87 家已签 SDC，28 家未签 |
| **验收通过率** | 94% | 62 家完成 GP9 实测的供应商中 58 家通过 |
| **产能达标率** | 68% | 仍有提升空间，瓶颈为部分供应商设备老化、工艺落后 |

**重点关注：** 弗迪等头部供应商签约进度

---

## 📈 十、看板内容

### 10.1 核心指标（6 个 KPI 卡片）

| KPI | 数值 | 计算逻辑 |
|-----|------|---------|
| **决策通过供应商数** | 115 家 | 供应商维度去重，筛选决策通过日期非空 |
| **SDC 已签约数** | 87 家 (75.7%) | 以 115 家为基数，签约率 = 87÷115×100% |
| **SDC 签约及时率** | 82% | 以 87 家已签约为基数，签约实际日期≤截止日期的占比 |
| **GP9 已完成数** | 62 家 (71.3%) | 以 115 家为基数，完成率 = 62÷115×100% |
| **GP9 验收通过率** | 94% | 以 62 家 GP9 完成为基数，验收通过占比 |
| **产能达标率** | 68% | 以验收通过供应商为基数，产能达标占比 |

**配图：** 6 个 KPI 卡片可视化图

---

### 10.2 全流程漏斗

**5 层漏斗流程：**
1. 决策会通过
2. SDC 已签约
3. 执行中
4. GP9 实测
5. 验收完成

**配图：** 全流程漏斗图（5 层漏斗可视化呈现各环节转化率）

---

### 10.3 产能对标分析

**4 类产能对比：**
- LCR
- SDC
- 设计产能
- GP9 验证产能

**配图：**
1. 4 种产能对比柱状图（同一供应商/零件的 4 类产能横向对比）
2. SDC 签约时效分布饼图（及时/超时占比）

---

### 10.4 供应商提能结果监控

**展示内容：**
- 供应商、零件、4 类产能数据
- 签约状态
- 执行进度
- 验收结果

**执行进度公式：** 实际提能周期 / SDC 承诺提能周期（逾期后执行进度＞100%）

**配图：** 供应商提能结果监控明细表（钻取级明细表格）

---

### 10.5 风险预警

**预警类型：**
- SDC 签约超时
- GP9 实测延迟
- 产能不达标

**配图：** 高风险预警模块图（红/橙色预警样式）

**第一行重点预警：** 弗迪供应商

---

## 🗃️ 十一、数据结构

### 11.1 上游表结构

**4 张上游核心业务表：**

| 表名 | 说明 |
|------|------|
| m_capacity_enhance_task | 提能任务表 |
| m_capacity_enhance_sdc_feedback | 供应商 SDC 反馈信息表 |
| m_capacity_enhance_verify_feedback | 供应商验证产能反馈信息表 |
| m_capacity_enhance_bpm_record | 提能任务 BPM 审批记录表 |

**配图：** 上游表结构 ER 关系图

**建表语句：** 4 张表完整建表语句（含字段名、数据类型、注释、索引、引擎、编码）

---

### 11.2 入湖后字段映射

**说明：** 上游业务表字段入湖后的字段映射关系

---

### 11.3 测试数据

**4 个测试数据在线表格链接：**
1. https://xiaomi.f.mioffice.cn/sheets/shtk444fucv7wytitzB8BsQqWOb
2. https://xiaomi.f.mioffice.cn/sheets/shtk4f2JUzLxMCexcYsBZ0DyGeh
3. https://xiaomi.f.mioffice.cn/sheets/shtk4WiKVddlGEuG2jGiYGZL5rb
4. https://xiaomi.f.mioffice.cn/sheets/shtk4o4zyLGvpUY5hGx7t5iiaag

---

### 11.4 加工规则

#### 11.4.1 4 张源表合成原始大宽表

**宽表生成逻辑：**
1. 以提能任务主表为基准，左连接全部 SDC 反馈记录
2. 按 SDC 反馈 ID，左连接验证产能反馈记录
3. BPM 审批流水用窗口函数排序，提取每个任务最新审批记录
4. 三部分数据左连接合并为完整宽表

**配图：** 4 表合成大宽表逻辑图

**SQL 详细信息：**
- 4 张源表 Hive 建表语句
- 测试数据导入示例
- 最新 BPM 记录临时视图（窗口函数 ROW_NUMBER 排序）
- 宽表建表 + 全量数据插入 SQL
- 宽表验证 SQL：统计总行数、SDC 任务数、审批结果分布

---

#### 11.4.2 大宽表加工 6 大核心指标

**加工指标：**
1. 决策通过供应商数
2. SDC 已签约数
3. SDC 签约及时率
4. GP9 已完成数
5. 验收通过率
6. 产能达标率

**SQL 详细信息：** 分指标 Hive SQL 统计代码

---

#### 11.4.3 最终结果表大宽表

**说明：** 基于加工规则生成提能任务最终结果大宽表，作为看板数据输出的核心数据源

---

## 🔄 三线同步状态

| 线路 | 文件 | 状态 | 更新时间 |
|------|------|------|---------|
| **MD 文件线** | `projects/提能任务管理系统/项目立项书.md` | ✅ 已创建 | 2026-03-10 |
| **飞书通知线** | 飞书文档（VBWHd59FgoZ7E5xzGO3clWGYnwc） | ✅ 已创建 | 2026-03-10 |
| **TXT 记录线** | `worklog.txt` | ⏳ 待记录 | - |

---

## ⚠️ 需要补充的内容

**请补全以下信息：**

1. **项目优先级** - P0/P1/P2？
2. **项目周期** - 多久完成？
3. **项目负责人** - 谁负责？
4. **业务痛点** - 为什么要做这个系统？
5. **验收标准** - 怎么算完成？

---

_立项书创建时间：2026-03-10_  
_创建人：香香 🦞_  
_三线同步：✅ MD + ✅ 飞书 + ⏳ worklog_
