# 项目章程 - 感知与行动中心

> **项目编号：** XM-2026-001  
> **创建时间：** 2026-03-06  
> **最后更新：** 2026-03-08 10:35  
> **状态：** 🟡 进行中  
> **优先级：** 🔴 紧急重要

---

## 📋 项目基本信息

| 字段 | 内容 |
|------|------|
| **项目名称** | 感知与行动中心 |
| **项目类别** | 供应链数字化 |
| **项目经理** | 待确认 |
| **应用部门** | 供应链管理部 |
| **预期上线时间** | 2026-06-30 |
| **项目概述** | 分 2 期实施，一期实现风险预警和工单闭环，二期实现产能监控和供应商协同 |

---

## 🎯 项目目标

**核心目标：** 建立供应链异常感知与行动反馈闭环系统

**一期目标（2026-03 ~ 2026-05）：**
- ✅ 风险预警系统（红色<60%/黄色 60-80%/绿色≥80%）
- ✅ 工单闭环系统（创建→派发→执行→验收→关闭）
- ✅ 项目经理工作台

**二期目标（2026-06 ~ 2026-08）：**
- 🟡 基于 LCR 的产能监控（JPH、日均产量、满足率预警）
- 🟡 预警与工单系统打通
- 🟡 供应商协同平台

---

## 📊 项目进度

**整体进度：** 45%

| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 状态 |
|------|---------|---------|------|------|
| 需求分析 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 100% | ✅ 完成 |
| 方案设计 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 80% | 🟡 进行中 |
| 系统开发 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 0% | ⚪ 未开始 |
| 测试验收 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 0% | ⚪ 未开始 |
| 上线部署 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 0% | ⚪ 未开始 |

---

## 📚 项目知识库

### 业务规则
- [2026-03-06] 风险预警阈值：红色<60%/黄色 60-80%/绿色≥80%
- [2026-03-06] 工单闭环 5 阶段：创建→派发→执行→验收→关闭
- [2026-03-06] 供应商分级管理：战略/优先/一般/淘汰

### 技术决策
- [2026-03-06] 架构选择：组合模板 → Skill（用户质疑正确）
- [2026-03-07] 三线更新机制：MD + TXT + 飞书文档 + 触发日志
- [2026-03-08] 豆包会话归档：doubao-sessions 文件夹 + 自动归档流程

### 关键指标
- [2026-03-06] 风险预警准确率 ≥95%
- [2026-03-06] 工单闭环及时率 ≥90%
- [2026-03-06] 供应商满足率 ≥85%

### 风险与问题
- [2026-03-06] 数据准确性依赖 LCR 系统
- [2026-03-06] 供应商配合度可能不足
- [2026-03-08] 飞书 OAuth 配置等待 authorization code

### 经验教训
- [2026-03-07] 架构命名要听取用户意见（组合模板 → Skill）
- [2026-03-08] 项目知识库需要与 MEMORY.md 双向链接

---

## 🔗 关联文件

**核心文档：**
- `projects/感知与行动中心/项目章程.md`（本文件）
- `projects/感知与行动中心/产品方案文档.md`
- `projects/感知与行动中心/技术架构.md`

**会话归档：**
- `doubao-sessions/2026-03-06 (周五) -1 worklog.md` - 立项报告分析
- `doubao-sessions/2026-03-06 (周五) -2 worklog.md` - 供应链数字化项目

**专家点评：**
- `expert-review-2026-03-06-xiaomi-auto.html` - 感知与行动中心专家点评
- `expert-review-2026-03-08-project-knowledge.html` - 项目知识库体系点评

**工作日志：**
- `worklog.txt` - 日常工作记录（2026-03-06 条目）

**记忆文件：**
- `MEMORY.md` - 长期记忆（包含项目关键决策和进展）
- `memory/2026-03-06.md` - 当日详细记录
- `memory/2026-03-07.md` - 当日详细记录
- `memory/2026-03-08.md` - 当日详细记录

---

## 👥 项目成员

| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
|------|------|---------|------|
| 项目发起人 | 待确认 | - | 高层决策、资源协调 |
| 项目经理 | 待确认 | - | 项目整体管理 |
| 业务负责人 | 待确认 | - | 业务需求确认 |
| 技术负责人 | 待确认 | - | 技术方案设计 |
| 供应链专家 | 待确认 | - | 供应链业务指导 |

---

## 📅 下一步行动

**立即行动（今天）：**
- [ ] 确认项目经理人选
- [ ] 飞书 OAuth 配置（5 分钟）

**本周行动：**
- [ ] 完成方案设计（剩余 20%）
- [ ] 确认项目指导委员会成员
- [ ] 启动系统开发准备

**本月行动：**
- [ ] 完成方案设计评审
- [ ] 启动系统开发
- [ ] 建立周会机制

---

## 🔄 与 MEMORY.md 的双向链接

**本项目的关键决策已同步到 MEMORY.md：**
- ✅ 项目目标与阶段划分
- ✅ 技术架构决策（Skill vs 组合模板）
- ✅ 豆包会话归档规则
- ✅ 专家点评 HTML 标准

**MEMORY.md 中的项目相关内容：**
- ✅ Dashboard 项目与能力（2026-03-05 同步）
- ✅ 周报系统（2026-03-06）
- ✅ 任务管理与优先级系统（2026-03-06）
- ✅ BOM 物料管理核心知识（2026-03-06）

**同步机制：**
- 项目章程更新 → 手动同步关键决策到 MEMORY.md
- MEMORY.md 更新 → 自动反向链接到本项目

---

_项目章程 | 动态维护 | 最后更新：2026-03-08 10:35_
